# 文件翻譯 Web 系統開發進度

## 專案概述
將現有的桌面版文件翻譯工具 (document_translator_gui_with_backend.py) 轉換為 Web 化系統，提供 AD 帳號登入、工作隔離、任務排隊、郵件通知等企業級功能。

## 已完成項目 ✅

### 1. 需求分析與設計階段
- ✅ **PRD.md 產品需求文件** 
  - 位置：`C:\Users\EGG\WORK\data\user_scrip\TOOL\Document_translator_V2\PRD.md`
  - 完整定義功能需求、非功能需求、技術規格
  - 確認使用 Dify API（從 api.txt 讀取配置）
  - 檔案大小限制 25MB，單檔依序處理
  - 管理員權限：ymirliu@panjit.com.tw
  - 資料庫表前綴：dt_

- ✅ **TDD.md 技術設計文件** (由 system-architect agent 完成)
  - 位置：`C:\Users\EGG\WORK\data\user_scrip\TOOL\Document_translator_V2\TDD.md`
  - 完整的系統架構設計（Flask + Vue 3）
  - 資料庫 schema 設計（MySQL，6個核心資料表）
  - RESTful API 規格定義
  - 前後端互動流程設計

### 2. 後端開發階段
- ✅ **完整後端 API 系統** (由 backend-implementation-from-tdd agent 完成)
  - 位置：`C:\Users\EGG\WORK\data\user_scrip\TOOL\Document_translator_V2\app.py`
  - Flask 3.0 應用程式架構
  - LDAP3 整合 panjit.com.tw AD 認證
  - MySQL 資料庫模型（使用 dt_ 前綴）
  - Celery + Redis 任務佇列處理
  - Dify API 整合與成本追蹤（從 metadata 取得實際費用）
  - SMTP 郵件通知服務
  - 管理員統計報表功能
  - 完整錯誤處理與重試機制
  - 檔案自動清理機制（7天）
  - 完整測試程式碼
  - 啟動腳本：`start_dev.bat`

### 3. 前端開發階段
- ✅ **完整前端 Web 介面** (由 frontend-developer agent 完成)
  - 位置：`C:\Users\EGG\WORK\data\user_scrip\TOOL\Document_translator_V2\frontend\`
  - Vue 3 + Vite + Element Plus 架構
  - AD 帳號登入介面
  - 拖拽檔案上傳功能
  - 任務列表與即時狀態更新
  - 管理員報表與系統監控
  - WebSocket 即時通訊
  - 響應式設計
  - 生產環境打包配置
  - 啟動腳本：`start_frontend.bat`

### 4. QA 測試與修復階段
- ✅ **DOCX翻譯功能重大修復** (2025-09-02 完成)
  - 修復翻譯映射覆蓋率從9%提升至91.9%
  - 解決文檔實例不匹配問題（段落重新匹配機制）
  - 修復SQL變數名稱衝突問題
  - 翻譯成功率達到90.9% (20/22個翻譯對)
  - 完美實現中英文交錯翻譯格式
  - 修復批量下載ZIP功能URL問題

## 待完成項目 📋

### 5. 最終整合測試
- ⏳ **其他格式翻譯測試** (XLSX, TXT等)
  - XLSX交錯翻譯格式驗證
  - 其他文件格式功能測試
  
- ⏳ **系統整體測試** 
  - LDAP 認證流程測試
  - 郵件通知測試
  - 管理員功能測試
  - 效能與壓力測試

- ⏳ **最終測試報告產出**
  - 功能測試結果
  - 效能測試數據
  - 安全性檢查報告
  - 部署準備檢查清單

## 系統技術架構

### 前端技術棧
- **框架**: Vue 3 + Composition API
- **構建工具**: Vite 4.x
- **UI 元件庫**: Element Plus 2.3+
- **狀態管理**: Pinia 2.x
- **路由**: Vue Router 4.x
- **樣式**: SCSS + 響應式設計

### 後端技術棧
- **Web 框架**: Flask 3.0+
- **資料庫**: MySQL 8.0 (現有環境)
- **ORM**: SQLAlchemy
- **任務佇列**: Celery + Redis
- **認證**: LDAP3
- **翻譯 API**: Dify API
- **郵件**: SMTP (mail.panjit.com.tw)

### 資料庫設計
使用 `dt_` 前綴的6個核心資料表：
1. `dt_users` - 使用者資訊
2. `dt_translation_jobs` - 翻譯任務
3. `dt_job_files` - 檔案記錄
4. `dt_translation_cache` - 翻譯快取
5. `dt_api_usage_stats` - API使用統計
6. `dt_system_logs` - 系統日誌

## 重要配置檔案

### 環境配置
- **後端環境變數**: `.env` (包含資料庫、LDAP、SMTP配置)
- **Dify API配置**: `api.txt` (base_url 和 api key)
- **前端環境變數**: `frontend/.env`

### 關鍵特性
1. **工作隔離**: 每位使用者只能查看自己的任務
2. **管理員功能**: ymirliu@panjit.com.tw 專屬管理後台
3. **成本追蹤**: 自動從 Dify API response metadata 記錄實際費用
4. **智慧重試**: 3次重試機制，逐步延長間隔
5. **自動清理**: 7天後自動刪除檔案
6. **即時通知**: SMTP郵件 + WebSocket即時更新

## 明天待辦事項

1. **啟動 QA Agent 進行整合測試**
   - 執行完整的前後端整合測試
   - 驗證所有功能模組是否正常運作
   - 測試錯誤處理與重試機制
   - 確認管理員功能運作正常

2. **完成最終測試報告**
   - 整理所有測試結果
   - 確認系統準備就緒狀態
   - 提供部署與使用指南

## 重要修復紀錄

### DOCX翻譯功能重大修復 (2025-09-02)
**問題**: 用戶反映DOCX翻譯產生高額費用（$0.3041, 108k tokens）但下載文件無翻譯內容

**根本原因**:
1. **翻譯映射構建問題**: 只讀取最近10條記錄，覆蓋率僅9%
2. **文檔實例不匹配**: 段落引用指向原始文檔實例，插入時使用新文檔實例
3. **SQL變數名稱衝突**: `text`函數與變數名衝突

**解決方案**:
1. 實施從翻譯快取直接查詢，覆蓋率提升至91.9%
2. 實施`_rematch_segments_to_document`段落重新匹配機制
3. 使用`sql_text`別名避免變數衝突

**最終成果**: 翻譯成功率90.9%，完美實現交錯翻譯格式

## 專案狀態
- **整體進度**: 90% 完成
- **開發階段**: 已完成
- **核心功能修復**: 已完成
- **最終測試階段**: 準備開始
- **預計完成**: 1個工作日

---
**最後更新**: 2025-09-02
**負責開發**: Claude Code AI Assistant
**專案路徑**: C:\Users\EGG\WORK\data\user_scrip\TOOL\Document_translator_V2\